Hội nghị về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức chiều 4/8 bằng hình thức trực tuyến tới các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Thực hiện công tác giải ngân, đến ngày 31/7/2020, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020, toàn tỉnh đạt hơn 49 tỷ đồng, bằng 50,8% kế hoạch giao. Đối với tiến độ giải ngân các dự án đã được giao kế hoạch năm 2020 đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch giao. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân tất cả các nguồn vốn đạt khá, tuy nhiên còn một số dự án giải ngân đến 31/7 chưa đạt tiến độ cam kết như: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính thị trấn Nậm Nhùn; đường Lùng Thàng - Nậm Lúc 1 - Nậm Lúc 2, huyện Sìn Hồ; chương trình NTM huyện Phong Thổ...

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch năm, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của UBND tỉnh. Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhất là đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo như cam kết; tập trung rà soát lại tất cả các công trình, dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020.

Đối với tình hình thực hiện vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh, trong những tháng đầu năm được cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nguồn vốn được đầu tư chi tiết, tỷ lệ giải ngân đạt khá hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng số kế hoạch vốn năm 2020 giao là 367.860 triệu đồng, đến hết 31/7/2020 đã giải ngân được 208.902 triệu đồng, đạt 57% kế hoạch giao. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 Trung ương giao là 451.248 triệu đồng; giải ngân đến 31/7/2020 được 203.656 triệu đồng, đạt gần 50% kế hoạch giao.

Công tác tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được tăng cường; việc thực hiện chương trình ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Đến nay, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đến 30/6 đạt 14,37 tiêu chí/xã; số xã đạt 19 tiêu chí 34 xã; số xã đạt 15-18 tiêu chí đạt 8 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí đạt 43 xã; số xã đạt 5-9 tiêu chí đạt 9 xã; không có xã dưới 5 tiêu chí.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị và làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế như: các huyện chưa phân bổ chi tiết cho dự án đối với nguồn vốn hỗ trợ hợp tác xã, đến ngày 31/7/2020 nguồn vốn này chưa huyện nào thực hiện giải ngân, nên khó có khả năng giải ngân hoàn thành kế hoạch; một số huyện trong quý I và đầu quý II năm 2020 đã xảy ra thiên tai (mưa đá, gió lốc, lũ lụt, sạt lở đất…) ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo như cam kết rà soát lại tất cả các công trình, dự án được giao kế hoạch vốn năm 2020, làm rõ khó khăn, vướng mắc, có kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối đối với từng công trình, dự án; cần tập trung triển khai nguồn vốn hỗ trợ Hợp tác xã …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần xác định việc thực hiện các Chương trình MTQG là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà các cấp ủy đảng, chính quyền và đơn vị chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đảm bảo kế hoạch thực hiện các công trình hoàn thành đúng kế hoạch giao, cần kiên quyết trong giải phóng mặt bằng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các chủ đầu tư cần quan tâm hơn nữa đến nguồn vốn ODA; các huyện, thành phố, sở ngành liên quan cần làm việc trực tiếp với các nhà thầu, đơn vị thi công, yêu cầu có kế hoạch, cam kết cụ thể về huy động nhân lực, máy móc, biện pháp triển khai thi công đảm bảo thực hiện theo đúng hợp đồng. Cần xử lý nghiêm theo hợp đồng và quy định của pháp luật đối với các đơn vị chưa gửi cam kết hoặc cam kết chưa đầy đủ và khẩn trương gửi cam kết bổ sung. Lập kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng nguồn vốn, dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo hướng dẫn…/.

Tác giả: Vương Trang