Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại huyện Nậm Nhùn

Chiều 18/8, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chu Lê Chinh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Nậm Nhùn về tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện.
 Quang cảnh buổi làm việc
Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban: Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đân dụng và công nghiệp, Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan của huyện.

Tại buổi làm việc, Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo tình hình triển khai dự án Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đến ngày 17/8 giải ngân đạt 73%; dự án nhà máy cấp nước sạch thị trấn Nậm Nhùn đến ngày 09/8 giải ngân đạt 58,59%; dự án Trường PTTH Nậm Nhùn dự kiến khởi công năm 2021 đến nay chưa được bố trí vốn; dự án trường PTDTBT THCS và trường PTDTBT tiểu học xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, hiện chủ đầu tư đang làm thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Việc triển khai các công trình trên địa bàn gặp một số khó khăn như: Hiện còn cột điện đang cấp điện do công ty điện lực quản lý, nằm trong khu vực dự án Trung tâm Y tế nên ảnh hưởng đến tiến độ; một số hộ dân trong vùng dự án nhà máy cấp nước sạch thị trấn Nậm Nhùn vẫn chưa đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng …

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự dán đầu tư các công trình giao thông báo cáo với đoàn những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện gói thầu số 10 thi công phần khối lượng còn lại của hạng mục quảng trường; dự án đường quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II), ...

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đã kiến nghị tỉnh sớm bố trí vốn cho dự án Trường PTTH Nậm Nhùn; UBND huyện sớm có phương án điều tiết nước qua hệ thống kênh mương thủy lợi vào mùa khô để đảm bảo hài hòa nguồn nước sinh hoạt, sản xuất; UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án; …

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chu Lê Chinh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ dự án, tăng cường giám sát, kiểm tra tiến độ công trình; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ban quản lý dự án của tỉnh và huyện; đề nghị các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; UBND huyện quan tâm kiến nghị của chủ đầu tư, sớm phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai đồng bộ công trình hạ tầng quảng trường; ....
 

Tác giả: Thắng Hà

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down