Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

Uỷ ban nhân tỉnh: Làm việc với UBND thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường về tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Chiều 18/5, Uỷ ban nhân tỉnh đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường về tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng chí Giàng A Tính - UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc
Dự buổi làm việc có đại diện lãnh các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường và các phòng ban liên quan.

Dự án đi qua 2 xã Bản Giang và Bản Hon, Huyện Tam Đường có chiều dài khoảng 15km theo hướng Tỉnh lộ 136 với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 40,1 ha của 392 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, huyện cơ bản đã thực hiện xong công tác kiểm đếm, công khai số liệu kiểm đếm về tài sản trên đất cho các hộ gia đình và giải quyết kiểm tra bổ sung các tài sản kiểm đếm theo ý kiến của các hộ dân. Lập dự thảo phương án bồi thường, chờ đơn giá thay thế được phê duyệt để cập nhật vào phương án và công khai cho các hộ dân. Đến ngày 31/3/2021 huyện Tam Đường được cấp 20,9 tỷ đồng, hiện chưa thực hiện giải ngân. Dự kiến đến trong tháng 5 sẽ giải ngân 6 tỷ đồng, phần còn lại thực hiện trong tháng 6/2021. Kế hoạch tiếp theo huyện sẽ lập dự thảo phương án bồi thường, công khai lấy ý kiến và giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình. Hoàn thành phương án bồi thường trình thẩm định, phê duyệt.

UBND thành phố Lai Châu cơ bản đã thực hiện xong công tác kiểm đếm, đã lập dự thảo phương án bồi thường, chờ đơn giá thay thế được phê duyệt để cập nhật vào phương án và công khai cho các hộ dân tại phường Đông Phong và xã San Thàng. Hiện đơn giá thay thế đã phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn định giá tài sản, vật kiên trúc, đất đai thay thế; đơn giá bồi thường về tài sản trên đất bị ảnh hưởng đã trình cấp có thẩm quyền đề thẩm định phê duyệt; giá đất cụ thể hiện đang thẩm định. Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với xã, phường tiến hành nghiệm thu và nhận sản phẩm trích đo bản đồ địa chính thu hồi đất, ban hành văn bản thông báo thu hồi đất; xác minh nguồn gốc đất và tài sản, vật kiến trúc trên đất...

Tại buổi làm việc các sở ngành liên quan đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án cũng như hướng dẫn huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu thực hiện theo đúng trình tự, pháp luật để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ những hạn chế của các đơn vị chủ đầu tư trong thực hiện trình tự, thủ tục, các bước tiến hành thực hiện Dự án. Đồng chí yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với UBND thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường thực hiện một số nhiệm vụ: kiểm đếm tài sản đặc biệt là tài sản liên quan đến vật kiến trúc trên đất của người dân phải chính xác, trung thực, thận trọng, đảm bảo quyền lợi người dân; các đơn vị thống nhất phương án thực hiện dự án. Các hộ gia đình thuộc diện vị ảnh hưởng nhưng không có mặt tại địa bàn đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường cùng huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu rà soát, thống nhất phương án xử lý; sớm hoàn thiện đơn giá đúng theo quy định. Huyện Tam Đường hoàn thiện chuyển đổi đất rừng; hệ thống lại quy trình các bước để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả: Bạch Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down