Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện lời hứa của Giám đốc Sở Y tế tại kỳ họp thứ 6

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2013, ngày 09/10/2013 Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện lời hứa chất vấn của đồng chí Giám đốc Sở Y tế về tiến độ thi công công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên.
Đoàn giám sát trực tiếp thị sát tại công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên
Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Từ Thiện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND - UBND huyện Tân Uyên.
 
Đoàn đã tiến hành làm việc, nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện lời hứa chất vấn và giám sát trực tiếp tại công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên.

Công trình bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên được phê duyệt tại quyết định 1360/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 với tổng mức đầu tư 68.500 triệu đồng. Đến tháng 7/2013 đự án đã được cấp 40,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phái Chính phủ và nguồn ngân sách nhà nước. Dự án gồm 23 gói thầu đến nay hầu hết các gói thầu đã hoàn thiện, còn gói thầu số 12,13,14 khối lượng thi công ước đạt trên 60%, công trình đang gặp phải những khó khăn như: bằng thi công không đảm bảo cho công tác đào móng phần hành lang cầu; chưa có mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện gói thầu. Để sớm hoàn thiện công trình, Sở Y Tế kiến nghị với UBND huyện Tân Uyên có phương án thoát nước để nhà thầu tiếp tục thực hiện.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá việc thực hiện lời hứa chất vấn của đồng chí Giám đốc Sở Y tế và tiến độ thi công công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên. Đến thời điểm giám sát, công trình đã cơ bản thi công xong các hạng mục. Tuy nhiên, đồng chí nhận định: để tiến độ công trình tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả theo lời hứa chất vấn và đảm bảo thời gian đến 01/01/2014 Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân huyện Tân Uyên, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành, đặc biệt là đồng chí Giám đốc Sở Y tế và các nhà thầu đang thi công công trình.

Đồng chí yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tổ chức ký cam kết (về tiến độ thi công và thời gian hoàn thành công trình) với các nhà thầu; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang còn dở dang, đặc biệt chú ý đến các nhà thầu có năng lực yếu, các hạng mục có tiến độ thi công chậm, đảm bảo đến 30/11/2013 toàn bộ các hạng mục, gói thầu xây dựng, lắp đặt công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời có biện pháp xử lý đối với nhà thầu không thực hiện đúng cam kết.

Chỉ đạo Bệnh viện huyện Tân Uyên lên phương án, kế hoạch tổ chức việc tiếp nhận Bệnh viện mới khi công trình hoàn thành, triển khai công tác dọn vệ sinh, vận chuyển cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện đến cơ sở mới đảm bảo đến 01/01/2014 bệnh viện chính thức đi vào hoạt động./.

Với UBND huyện Tân Uyên, đồng chí đề nghị tiếp tục phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc việc hoàn thiện các hạng mục công trình; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hệ thống cống thoát nước khu vực xung quanh Bệnh viện mới, bảo đảm điều kiện để việc thi công các hạng mục khác của công trình được thuận lợi và đúng tiến độ; đồng thời phối hợp với Sở Y tế giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình./.

Tác giả: Thanh Hà - Diệp Hà

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down