Tỉnh ủy Lai Châu

https://laichau.dcs.vn

Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới

Chiều 22/10, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới.
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí: Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và UBND các xã: Phong Thổ, Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó giao Công an tỉnh là chủ đầu tư triển khai xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum và Dào San. Các ngành, cấp có liên quan đã tích cực vào cuộc với quyết tâm cao, Nhân dân rất phấn khởi, đồng tình khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chủ trương xây dựng trường.

Công an tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền xã trong việc tiến hành rà soát, đánh giá, tìm vị trí, điều chỉnh quy hoạch để triển khai.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc để tập trung lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp với quyết tâm chính trị cao nhất là phấn đấu hoàn thành các trường trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Đến nay, cơ bản các hộ gia đình đồng thuận cao, 28/28 hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ theo quy định. Nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng (GPMB) đơn vị thi công đã ứng 8 tỉ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần. Đối với Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bum Nưa, UBND xã đã điều chỉnh quy hoạch; trung tâm phát triển quỹ đất cùng với cấp ủy, chính quyền xã, các bộ phận chuyên môn đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác đền bù, GPMB. Dự kiến ngày 28/10, UBND xã Bum Nưa tổ chức họp dân để tuyên truyền chi trả tiền GPMB.

Đối với Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hua Bum, UBND xã đã lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã Hua Bum, bố trí quỹ đất xây dựng gửi xin ý kiến Sở Xây dựng. Hoàn thành nội dung đo đạc và quy chủ cho 34 hộ dân bị ảnh hưởng, phương án hỗ trợ bồi thường GPMB khoảng 15 tỷ đồng.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Dào San, các đơn vị đã lựa chọn được 3 địa điểm đảm bảo về diện tích xây dựng, thuận lợi cho quá trình tập kết vật liệu, thi công xây dựng. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền phục vụ công tác đền bù, GPMB gặp khó khăn.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB, triển khai thực hiện các bước để chuẩn bị khởi công. Qua đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để các trường học sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đề nghị: Công an tỉnh - đơn vị chủ đầu tư các dự án xây dựng trường phải đẩy nhanh tiến độ trình tỉnh trong thời gian sớm nhất để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo; phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành kiểm tra phương án thực địa, trong quy hoạch tổng thể phải lựa chọn địa điểm không có vướng mắc để thực hiện. Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo địa hình tự nhiên, cảnh quan, đảm bảo tối đa công năng, tạo không gian vui chơi giải trí cho học sinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quá trình tạo mặt bằng xây dựng các trường học phải hạn chế tác động vào sinh kế của người dân. Các trường còn lại phải hoàn thành GPMB trong quý I/2026. Lưu ý, đối với Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Dào San, cuối tuần này phải báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mặt bằng xây dựng trường./.
 

Tác giả: Thu Trang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down