Tỉnh ủy Lai Châu

https://laichau.dcs.vn

Họp Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu

Sáng nay (21/11), tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tổ chức phiên họp tháng 11/2014 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch dự án thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu năm 2015. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp
Đến nay, công tác vận hành các tổ máy và hệ thống thiết bị, công trình và hồ chứa được thực hiện theo đúng quy trình được duyệt, 6 tổ máy và các hệ thống thiết bị, công trình vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Đến hết tháng 10/2014, tổng sản lượng điện sản xuất của nhà máy thủy điện Sơn la đạt gần 29 tỷ KWh, nộp ngân sách nhà nước cho 3 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên gần 3.200 tỷ đồng và nộp phí dịch vụ môi trường rừng gần 559 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án thủy điện Lai Châu đang bước vào giai đoạn cuối thi công công trình. Tính đến hết tháng 10/2014, các nhà thầu đã thi công khoảng 1,4 triệu mét khối bê tông đầm lăn RCC, đạt gần 80% kế hoạch và gần 114 nghìn mét khối bê tông CVC tổng khối lượng công trình cho các hạng mục: cửa nhận nước, lỗ xả sâu, đập tràn, gia cố mái thượng lưu, gian lắp giáp… Các nhà thầu đã lắp đặt trên 460 tấn thiết bị đường ống áp lực, buồng xoắn, lỗ xả sâu, tràn xả mặt…; đang khẩn trương khoan phụt gia cố, chống thấm bờ phải và dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2014. Dự án đã hoàn thành công tác ngăn sông Đà đợt II và đang chuẩn bị nền móng cho việc đổ bê tông RCC vai phải.
 
26 11 14
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác nghe thuyết trình
về tiến độ thi công thủy điện Lai Châu trên bản đồ

Việc thi công dự án đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 276/311 vị trí cột và nhà thầu đã hoàn thành đổ bê tông 256 vị trí và đang đổ bê tông 15 vị trí móng cột. Đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 dự án thủy điện Lai Châu, với tổng chiều dài gần 57 ki lô mét đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành phần việc đào nền đường và đang tiến hành đắp nền đường, hoàn thiện cống thoát nước, đổ bê tông tường chắn ta tuy dương, rải mặt đường và lao dầm thông xe các cầu trên tuyến. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để đảm bảo tiến độ tích nước vào tháng 6/2015 và phát điện tổ máy số 1 vào quý 4/2015, đến nay chủ đầu tư đã giải ngân gần 300 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2014 cho việc đền bù tái định cư, thi công đường tránh ngập và xây dựng công trình.

Theo quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư, dự án thủy điện Lai Châu có 2.010 phải di chuyển về 7 khu, 17 điểm tái định cư. Tính đến ngày 20/11/2014, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành di chuyển gần 1.800 hộ vùng lòng hồ về nơi ở mới. Chủ đầu tư đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho trên 2.000 hộ thuộc đối tượng tái định cư và các hộ bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí trên 430 tỷ đồng. Các khu, điểm tái định cư được quy hoạch cơ bản đảm bảo tính bền vững và ổn định lâu dài, phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa, đoàn kết dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.
 
24 11 14
Các nhà thầu đổ bê tông đập dầm lăn bờ vai phải thủy điện Lai Châu

Lãnh đạo các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm bố trí vốn cho công tác tái định cư thủy điện Sơn La; cho phép các tỉnh sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt để đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ tái định cư. Riêng tỉnh Lai Châu kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 85 hộ dưới cos ngập tại bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn vào quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Lai Châu. Trước mắt, tỉnh Lai Châu sẽ sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt để thực hiện, nhằm đảm bảo tiến độ di dân và tích nước lòng hồ vào tháng 6/2014.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc phát điện nhà máy thủy điện Sơn La, đảm tiến độ thi công công trình thủy điện Lai Châu và cố gắng của các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên trong thực hiện di dân tái định cư hai công trình thủy điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao như: trồng bù rừng dự án thủy điện Sơn La; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần tại các khu, điểm tái định cư; hoàn thành quyết toán dự án các công trình giao thông tránh ngập; hoàn thiện các thủ tục hợp đồng vay tín dụng nước ngoài cho gói thầu cơ điện dự án thủy điện Lai Châu; đẩy nhanh tiến độ thi công đường tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma đảm bảo hoàn thành trước 15/3/2015; bố trí đủ cán bộ, công nhân lành nghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu dự án thủy điện Lai Châu.
 
25 11 14
...kiểm tra tiến độ trên công trường thủy điện Lai Châu

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung quyết toán các dự án hoàn thành của thủy điện Sơn La; hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; hoàn thành thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 500KV Sơn La - Lai Châu; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo hoàn thành di chuyển dân đến nơi tái định cư dự án thủy điện Lai Châu trong quý I/2015./.

Tác giả: Tây Bắc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down