Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

Lai Châu phấn đấu đưa các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới về đích đúng hẹn

Sáng 05/3, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp trọng điểm tại địa bàn các xã biên giới: Dào San, Khổng Lào, Phong Thổ.
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Dào San
Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã nơi có dự án.

Tại các địa điểm triển khai dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nắm bắt tình hình thi công và công tác giải phóng mặt bằng của từng đơn vị. Tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Dào San do Công an tỉnh là chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung cao độ để triển khai đồng loạt phần móng cho các khối nhà với khối lượng thực hiện ước đạt 15% toàn dự án và quyết tâm hoàn thành phần kết cấu của 5 khối nhà chính trước ngày 31/3/2026. 

Đặc biệt, đối với dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Khổng Lào dự kiến khởi công trong năm 2026, chủ đầu tư là Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành 100% việc chi trả đền bù giải phóng mặt bằng trên diện tích 6,6ha tại các bản: Thuộc, Đớ, Khổng Lào và Cang; hiện đơn vị tư vấn đang khẩn trương khoan thăm dò địa chất để hoàn thiện phương án quy hoạch tổng mặt bằng.

Đối với dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Phong Thổ, hạng mục san nền đã hoàn tất 100% khối lượng theo thiết kế; các công trình chính như Nhà hiệu bộ đã xây xong bê tông sàn mái, các khối nhà lớp học lý thuyết đã xây xong phần thô tầng 4 hoặc đang lắp dựng ván khuôn sàn mái. Các khu nhà ở nội trú và nhà ăn tại đây cũng đã hoàn thành phần thô tầng 1 và đang tiếp tục triển khai thi công các tầng trên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các chủ đầu tư cùng nhà thầu trong việc huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Để hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị phải thể hiện quyết tâm cao với tinh thần “ngành quyết liệt, địa phương cố gắng”, tạo nên khí thế thi công sôi nổi, huy động tối đa công nhân trên toàn bộ đại công trường để hoàn thiện các hạng mục đúng tiến độ. Trong quá trình tổ chức triển khai, lãnh đạo các địa phương cần bám sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn và thường xuyên động viên các nhà thầu, đơn vị thi công dồn lực cho dự án. Đồng thời, các đơn vị phải lập biểu đồ tiến độ chi tiết, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ; bảo đảm nguồn lực thi công xuyên suốt, liên tục và tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.
Tại xã Khổng Lào, Đoàn công tác đã trực tiếp làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công xây dựng 6 trường nội trú liên cấp được tổ chức tại xã Khổng Lào vào 19/3/2026 tới đây.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo cụ thể về công tác chuẩn bị cho buổi lễ tại Nhà văn hóa xã Khổng Lào. Theo đó, Công an tỉnh đã chủ động triển khai toàn diện các phần việc: Từ hoàn thiện dự thảo kế hoạch, kịch bản đến phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương qua nhiều buổi làm việc để thống nhất phương án thực hiện. 

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống hạ tầng sự kiện bao gồm khung rạp, âm thanh, ánh sáng đã sẵn sàng. Các yếu tố kỹ thuật phụ trợ như máy phát điện dự phòng công suất 120kW, đường truyền kết nối, đội ngũ MC, lễ tân, văn nghệ cùng danh sách các trường hợp khó khăn đã được chuẩn bị chu đáo, khẩn trương. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án chi tiết về bảo đảm an ninh trật tự, dẫn đường, sắp xếp bãi đỗ xe và vệ sinh cảnh quan tuyến đường dẫn vào điểm lễ, quyết tâm đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng và tuyệt đối an toàn.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Khổng Lào cũng đã báo cáo công tác phối hợp tổ chức buổi lễ và tiến độ triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, nhấn mạnh: Công an tỉnh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành liên quan và xã Khổng Lào đảm bảo tính trang trọng nhưng phải gần gũi với Nhân dân; các tiết mục văn nghệ và phần trao quà cho các hộ khó khăn phải được tổ chức chu đáo, thể hiện được ý nghĩa nhân văn của buổi lễ; xây dựng phương án chi tiết về dẫn đường, phân luồng giao thông, vệ sinh đường phố đảm bảo chương trình diễn ra thông suốt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và các đại biểu tham dự.

Tác giả: Đinh Lan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down