Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

UBND tỉnh họp về giải phóng mặt bằng dự án giao thông tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 04/8, đồng chí Giàng A Tính - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (sau đây gọi là Tổ công tác 569).
Quang cảnh cuộc họp
Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và thành phố Lai Châu; thành viên Tổ công tác 569.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Theo đó, Dự án gồm 2 tuyến: Tuyến 1 kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài tuyến khoảng 147 km với tiêu chuẩn đường cấp III miền núi; tuyến 2 nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời gian thực hiện dự án 5 năm. Trong đó, tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và thành phố Lai Châu.

Đối với huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu: Đã thực hiện đo đạc bản đồ thu hồi đất, ban hành thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kiểm đếm, công khai số liệu kiểm đếm và kiểm tra, giải quyết các kiến nghị về số liệu kiểm đếm; đã lập dự thảo phương án bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân, thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân…

Tại địa bàn huyện Than Uyên, đã hoàn thiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: Tư vấn đo đạc địa chính, tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm công trình, tư vấn giá đất cụ thể và gói thầu tư vấn định giá bồi thường về tài sản, kiến trúc cây cối hoa màu thay thế. Nhận bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng gói thầu XL 04 (địa phận huyện Than Uyên); đang tiến hành đo đạc, thống kê, kiểm đến tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất...

Trên địa bàn huyện Tân Uyên đã thực hiện xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn đo đạc địa chính, tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm công trình, tư vấn định giá đất cụ thể và gói thầu tư vấn định giá bồi thường về tài sản kiến trúc cây cối hoa màu thay thế. Nhận bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng gói thầu XL 04 (địa phận huyện Tân Uyên)...

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật gói thầu số 08; đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà thầu; đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng gói thầu XL 04 cho UBND huyện Tân Uyên và đang bàn giao cọc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Than Uyên. Các gói thầu Xl-05, XL-06 đang triển khai công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng tại hiện trường, dự kiến bàn giao cọc giải phóng mặt bằng từ giữa tháng 8/2021. Đối với gói thầu XL-07 do thay đổi hướng tuyến, tư vấn thiết kế kỹ thuật đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến bàn giao cọc giải phóng mặt bằng vào đầu tháng 9/2021.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung vào một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng A Tính - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thành viên Tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong đền bù giải phóng mặt bằng đến người dân tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện dự án; rà soát lại toàn bộ các công trình hạ tầng trên tuyến, phối hợp, làm việc với các đơn vị liên quan sớm di chuyển công trình hạ tầng ra ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án; nghiên cứu hồ sơ thiết kế của Ban Quản lý dự án 2 để có sự điều chỉnh phù hợp với các vị trí đã được thẩm định; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ… 

Tác giả: Nguyễn Nga

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down