Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

Triển khai nhiệm vụ quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học năm 2017

Ngày 15/3, Ban Quản lý (BQL) Dự án tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án KFW8 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Dự Hội nghị có địa diện lãnh đạo BQL dự án KFW8 Trung ương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (No&PTNT) tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; BQL dự án KFW8 tỉnh, các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Nậm Nhùn...
Quang cảnh Hội nghị
Dự án KFW8 được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ; cơ quan chủ quản dự án là Bộ No&PTNT; chủ dự án Sở No&PTNT tỉnh. Quy mô dự án: quản lý rừng cộng đồng khoảng 12 nghìn ha rừng tự nhiên; phục hồi rừng bị suy thoái 150ha; trồng rừng vào đám trống khoảng 500ha; khai hoang ruộng bậc thang khoảng 500ha. Mục tiêu dự án nhằm ngăn ngừa tổn thất đa dạng sinh học trong các khu rừng thứ cấp (rừng non tái sinh) và rừng xuống cấp (rừng già bị khai thác quá mức) thông qua sự tham gia của cộng đồng thôn, bản vào quản lý rừng bền vững và thành lập các địa điểm thử nghiệm lâm sinh.

Kết quả triển khai các hoạt động dự án, đối với vấn đề lập phương án sử dụng đất thôn, bản được triển khai thực hiện trên địa bàn 11 xã, 34 bản thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Nậm Nhùn. Trong đó huyện Nậm Nhùn có diện tích quy hoạch tham gia quản lý rừng cộng đồng cao nhất đạt 5.162,5ha. Việc quản lý rừng cộng đồng, đã phân vùng rừng và khoảng rừng tại 46 thôn, bản; xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức và quy chế hoạt động quản lý rừng cộng đồng tại 46 thôn, bản. Đến nay, diện tích quy hoạch quản lý rừng cộng đồng được 11.787ha/12000ha; khai hoang ruộng bậc thang đạt 123,6ha/500ha. BQL dự án KFW8 các huyện đang tiếp tục rà soát và tuyên truyền vận động người dân đăng ký thực hiện khai hoang, bổ sung vào diện tích quy hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận vấn đề liên quan đến văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện dự án ban hành chưa kịp thời, đồng bộ còn nhiều mâu thuẫn; khối lượng thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân vốn ODA còn thấp; một số hạng mục phải điều chỉnh theo kế hoạch ban đầu...

Kế hoạch năm 2017, dự kiến lập phương án sử dụng đất tại 3 thôn, bản (xã Giang Ma - Tam Đường); xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng 3 bản (xã Giang Ma - Tam Đường); khai hoang ruộng bậc thang 50ha tại huyện Nậm Nhùn, Tam Đường; cấp 12 sổ đỏ diện tích quản lý rừng cộng đồng cho thôn, bản... Giải pháp thực hiện: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng tài liệu tuyên truyền về các hoạt động của dự án; BQL dự án các tỉnh, huyện cần tăng cường công tác quản lý giám sát các hạng mục được triển khai thực hiện./.

Tác giả: Hoài Thương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down