Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn

Thủy điện Lai Châu lắp đặt thành công rotor tổ máy số 3

Ngày 06/9, Nhà máy thủy điện Lai Châu đã lắp đặt thành công tổ máy số 3 sau gần 3 giờ đồng hồ dịch chuyển vào vị trí. Đây là mốc quan trọng của nhà máy thủy điện Lai Châu, tạo điều kiện cho việc phát điện hòa lưới tổ máy số 3 vào tháng 10 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 1 năm so với kế hoạch.
Lễ lắp đặt rotor tổ máy số 3
 Rotor máy phát tổ máy số 3 có trọng lượng nặng 1.000 tấn, đường kính 15,587m, chiều cao 2,816m là một trong những kết cấu nặng nhất trong các thiết bị lắp đặt tại công trường. Trước khi lắp đặt rotor, các nhà thầu đã hoàn thành việc lắp đặt tuabin, stato, cầu trục… Đây là dấu mốc quan trọng, là tiến đề tiến tới chạy thử các hệ thống thiết bị, đáp ứng mục tiêu phát điện tổ máy số 3 Nhà máy Thủy điện Lai Châu vào tháng 11/2016 và khánh thành toàn bộ công trình vào tháng 12/2016.

Ngay sau khi hạ thành công rotor máy phát tổ máy số 3 dự án Thuỷ điện Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La cùng các nhà thầu rà soát toàn bộ tiến độ trên cơ sở đó kiểm soát chặt chẽ để bố trí đủ và hợp lý nhân lực nhằm đảm bảo thi công các hạng mục còn lại phục vụ chuẩn bị cho công tác phát điện tổ máy số 3.

Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu là dự án công trình thủy điện bậc thang trên cùng của sông Đà. Mục tiêu của dự án cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần cùng với các nhà máy thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lai Châu, Điện Biên và vùng Tây Bắc.
 
2 9 16
Rotor máy phát tổ máy số 3 có trọng lượng nặng 1.000 tấn

Công trình có các thông số chính: Hồ chứa có MNDBT 295m, mực nước chết 265m, dung tích toàn bộ hồ chứa 1.215 triệu m3; đập dâng bằng bê tông trọng lực có chiều cao lớn nhất 137m; công trình xả lũ gồm 2 cửa xả sâu và 6 của xả mặt; nhà máy thủy điện sau đập gồm 3 tổ máy với công suất lắp máy 1.200MW, điện lượng trung bình nhiều năm (Eo) 4.670,8 triệu kWh.

Ông Phạm Hồng Phương - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La cho biết: Ngay sau khi phát điện tổ máy số 2 vào tháng 6/2016, Ban Quản lý đã cùng các nhà thầu rà soát toàn bộ tiến độ công trình. Trên cơ sở đó Ban đã kiểm soát chặt chẽ các hạng mục công việc để bố trí đủ và hợp lý nhân lực, nhằm đảo bảo hạ rotor thành công đúng kế hoạch. Đây là rotor lớn nhất cuối cùng của Việt Nam được hạ xuống, vì không còn công trình thủy điện lớn nào như vậy được xây dựng nữa./.

Tác giả: Bích Phương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down