Tỉnh ủy Lai Châu

https://laichau.dcs.vn

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 15/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức cuộc họp cho ý kiến vào Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 (lần 2). Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp
Dự cuộc họp có các đồng chí: Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, các ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chánh Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo về kết quả giám sát thường xuyên giải ngân các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 05/12/2025, trong đó nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị chủ đầu tư, sự đồng thuận của người dân nơi có dự án đã góp phần nâng cao giá trị giải ngân vốn, đến thời ngày 05/12/2025, toàn tỉnh đã giải ngân 2.037.934 triệu đồng, đạt 63,43% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 55,33% tổng kế hoạch vốn, bằng 60,83% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Tuy nhiên một số dự án còn khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các dự án đang triển khai trên địa bàn, tập trung làm rõ nguyên nhân giải ngân thấp của một số dự án như: Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên; hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn (GĐIII); xây dựng cơ sở vật chất trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Tam Đường; cải tạo, sửa chữa tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, huyện Mường Tè;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND tỉnh, chủ đầu tư; các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị làm việc 3 ca, 4 kíp không kể ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện; UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án thuộc thẩm quyền; các chủ đầu tư quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tăng cường các giải pháp về nhân lực, máy móc thiết bị, tăng ca lao động để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư đã cam kết tại hội nghị; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường, thu hồi, giải phóng mặt bằng các công trình dự án, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo triển khai lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng ngay sau khi dự án được phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục triển khai thi công dự án ngay sau khi được bố trí vốn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu đưa nội dung giải ngân vốn đầu tư công vào tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm.

Tác giả: Thu Hương