Tỉnh ủy Lai Châu

https://laichau.dcs.vn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân kiểm tra tiến độ công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông

Chiều 27/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km26+250 đến Km26+800, Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông
Cùng đi có các đồng chí: Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và một số sở, ban, ngành tỉnh.

Công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông Km26+250-Km26+800, Quốc lộ 4D, tỉnh Lai Châu được phê duyệt theo Quyết định 1369/QĐ-CĐBVN, ngày 04/3/2024 của Cục đường bộ Việt Nam. Công trình do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, tổng nguồn vốn là 11 tỷ 130 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 28/4/2025-28/12/2025. Đơn vị nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tâm Trí và Công ty TNHH số 10 Lai Châu. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Him Lam (tỉnh Điện Biên) là đơn vị giám sát.

Công trình có mục tiêu chính là cải tạo, mở rộng nền, mặt đường và các nhánh vào nút giao; hoàn trả hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông. Điểm nổi bật của công trình là điều chỉnh đảo giao thông từ dạng tam giác sang dạng tròn bán kính 16m kết hợp 3 đảo phụ tam giác tại 3 nhánh giao để phân luồng đi theo vòng xuyến, giảm xung đột giao thông.

Đến nay, công trình đã hoàn thành 46% giá trị, tương đương với nguồn vốn giải ngân là 5,1 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã tiến hành kè bê tông, rãnh dọc, trụ chân đèn, thi công cấu kiện đúc sẵn; đào đắp mở rộng nền mặt đường theo cao độ thiết kế. Hiện đang triển khai 54% giá trị công trình còn lại.

Công trình có 12 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng với giá trị đền bù là 600 triệu đồng (1 hộ tái định cư). Khó khăn hiện nay là các hộ dân yêu cầu phúc khảo lại diện tích đất, chưa đồng ý với đơn giá đền bù. Công tác giải phóng mặt bằng đang bị gián đoạn do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vẫn còn 1 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, điều kiện thi công trên đường đang khai thác, địa chất phức tạp. Các đơn vị liên quan phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch ngày 28/12/2025.

Thăm, kiểm tra tiến độ công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã lắng nghe đơn vị chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu báo cáo tiến độ; khó khăn vướng mắc hiện có và đề xuất giải pháp giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ. Qua nghe báo cáo, đồng chí yêu cầu chính quyền và các đơn vị liên quan cần quan tâm giải quyết khẩn trương vấn đề về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ quá trình thi công. Tiến độ đền bù đến đâu, đơn vị nhà thầu phải thi công đến đó. Quá trình thi công phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “2 không”: Không chậm tiến độ ảnh hưởng mỹ quan và không ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân khu vực thi công công trình.

Đối với đơn vị chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu đủ năng lực về chuyên môn và khả năng tài chính, đáp ứng nhanh tiến độ, chất lượng công trình. Công tác đấu thầu phải thực hiện khách quan, công bằng, đúng pháp luật…

Tác giả: Hà Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down